Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang

https://www.tuyengiaotiengiang.vn

Tập trung giải ngân hết vốn Dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo trong tháng 8/2022

Tổng chiều dài Dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) cần nạo vét khoảng 9,85 km, với chuẩn luồng đạt tiêu chuẩn kênh cấp II, có độ sâu hơn 3,5 mét, rộng hơn 50 mét…, giúp tàu thuyền lưu thông thuận lợi hơn. Dự án sẽ xây dựng đường dân sinh dọc bờ Nam kênh Chợ Gạo có chiều dài 9,72 km và một số công trình phụ trợ.  Tổng mức đầu tư 1.335 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.


Thi công bờ kè kênh Chợ Gạo.

Thi công bờ kè kênh Chợ Gạo.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyền kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 trong thời gian sớm nhất, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo yêu cầu Ban Quản lý dự án & phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các nhà thầu cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo báo cáo, đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 11 đợt với 696 hồ sơ cùng số tiền hơn 479,2 tỷ đồng (trong đó: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 469 tỷ đồng; kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 9 tỷ đồng). Tổng số kinh phí Ban Quản lý các dự án đường thủy phân bổ cho huyện để thực hiện công tác giải phòng mặt bằng là hơn 556 tỷ đồng. Tổng số hồ sơ đã nhận tiền là 667/704 hồ sơ với tổng số tiền là 452,3 tỷ đồng.

Về việc tái định cư, số hộ đủ điều kiện tái định cư là 130 hộ gồm 32 hộ ở thị trấn Chợ Gạo, 70 hộ ở xã Bình Phục Nhứt và 28 hộ ở xã Bình Phan. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp huyện Chợ Gạo khảo sát thực tế vị trí các khu tái định cư. Tại xã Bình Phan, địa phương thực hiện tái định cư ở diện tích đất công ở ấp Tân Thạnh với diện tích khoảng 5.000 m2 để bố trí cho 28 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ở xã Bình Phục Nhứt, địa phương thực hiện tái định cư tại ấp Bình Khương 1 tổng diện tích khoảng 3,6 ha, theo phương án quy hoạch dự kiến: gồm bố trí diện tích xây dựng chợ, nhà văn hóa và khu tái định cư dự kiến khoảng 110 lô cho 70 hộ bị ảnh hưởng của Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2). Đối với thị trấn Chợ Gạo, địa phương thực hiện tái định cư ở diện tích đất công ở Khu 2 với diện tích 1.500 m2 để bố trí tái định cư.

Theo ông Trịnh Văn Phong, đến nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện đã phối hợp với Ban quản lý các dự án đường thủy, Ủy ban nhân dân dân xã Bình Phục Nhứt, xã Bình Phan và thị trấn Chợ Gạo bàn giao chính thức, mặt bằng đã thực hiện di dời nhà cửa, vật kiến trúc, cây trái hoa màu cho đơn vị thi công phục vụ công tác tổ chức thi công với tổng số 4,65 km/9,85 km đạt 47 %. Trên cơ sở đó, hiện nay các nhà thầu đang tổ chức thi công.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã tổ chức xét hồ sơ sạt lở của xã Bình Phục Nhứt và xã Bình Phan với tổng số 249 hồ sơ và Thị Trấn Chợ Gạo có 23 hồ sơ (khu 1) cùng tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là hơn 45 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) đang được triển khai thi công, đáp ứng niềm mong mỏi của chính quyền và người dân địa phương dọc bờ Nam kênh Chợ Gạo vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng sạt lở nghiêm trọng trong thời gian qua.


Tác giả: Hoàng An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây